STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

BEP-2543 LNG Import | New Energy Import Terminal, Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Kennisgeving Voornemen en voorstel voor Participatie
Het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (hierna: KGG) en VTTI B.V. en Höegh Evi zijn van plan om een LNG-installatie (Liquefied Natural Gas – vloeibaar aardgas) met een Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in Zeeland te ontwikkelen. Dit is een schip dat LNG kan opslaan en omzetten in aardgas. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt op hoofdlijnen, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. In het Voornemen worden de plannen voor het project beschreven. Het voorstel voor Participatie beschrijft hoe de omgeving bij het energieproject wordt betrokken. Hiermee wordt de verkenningsfase gestart.
Van vrijdag 02 mei tot en met donderdag 12 juni 2025 kunt u reageren op het Voornemen en voorstel voor Participatie. Illustraties; De beide zoekgebieden

Wat houdt het project in?
Om dit project te kunnen realiseren zal er in eerste instantie op de uiteindelijke locatie infrastructuur worden aangelegd, zoals onder andere een bestaande of nieuwe kade of steiger en een pijpleiding connecties met o.a. het bestaande aardgas netwerk van Gasunie Transport Services en het elektriciteitsnetwerk. Vervolgens zal een FSRU naar de locatie worden gevaren en daar worden afgemeerd. De infrastructuur zal een op de locatie afgestemde technische oplossing zijn, die ingepast zal worden in de omgeving op een manier dat de milieugevolgen zoveel mogelijk beperkt worden en een veilige operatie verzekerd is. De FSRU wordt afgemeerd aan de bestaande, of nieuwe, kade of steiger. Momenteel worden twee zoekgebieden verder onderzocht, namelijk de Sloehaven te Vlissingen-Oost en de Braakmanhaven te Terneuzen.

De procedure
Voor gasinfrastructuurprojecten zoals deze LNG-installatie is de projectprocedure van toepassing. Deze regeling ziet erop toe dat procedures worden afgestemd met initiatiefnemers, bevoegde gezagen, belanghebbenden, grondeigenaren en burgers. Op deze manier wordt alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig ingepast. In dit Voornemen worden twee zoekgebieden verder onderzocht. Deze verkenningsfase eindigt met een technische notitie en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierna volgt de planuitwerkingsfase (verwacht eind 2025 tot begin 2027). In de planuitwerkingsfase wordt het projectbesluit uitgewerkt. Uiteindelijk legt de Minister van KGG de definitieve locatie vast in het projectbesluit.

Wat doet het ministerie?
De Minister van KGG stelt uiteindelijk het projectbesluit vast. Besluiten die voor het project nodig zijn, worden zoveel mogelijk voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van KGG coördineert deze procedure.

Waarom is dit project nodig?
LNG en de bijbehorende infrastructuur, zoals de FSRU, spelen op de korte en langere termijn een belangrijke rol in de leveringszekerheid van energie in Nederland. Op de korte termijn biedt de import van LNG een flexibele bron van aardgas waarmee we de voorzieningszekerheid van aardgas versterken. Het kabinet ziet extra LNG-importcapaciteit in Nederland en Europa als noodzakelijk, omdat – mede door het sluiten van het Groningengasveld – de behoefte aan buitenlands aardgas is toegenomen.
Het project is van nationaal belang aangezien het bijdraagt aan leveringszekerheid van energie op de korte tot middellange termijn.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk
Dit project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van KGG, VTTI B.V. en Höegh Evi vinden het daarom belangrijk dat deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken over het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken. Het voorstel voor Participatie wordt geactualiseerd bij verschillende fasen in het project.

Inloopbijeenkomsten
U bent welkom bij de inloopbijeenkomsten die het Ministerie van KGG organiseert, samen met VTTI B.V. en Höegh Evi. U kunt daar uw vragen stellen. Er is geen plenaire presentatie. U kunt (zonder aanmelding) in- en uitlopen tussen 19.00 en 21:00 uur.
De bijeenkomsten zijn op:
- • Dinsdag 13 mei, Dockwise in Vlissingen
- • Maandag 26 mei, De Stenge in Heinkenszand
Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Ook kunt u uw vragen stellen aan medewerkers van de VTTI B.V. en het Ministerie van KGG.

Rondetafelgesprek
Op 14 mei in het Churchill Hotel in Terneuzen vindt een kleinschalige bijeenkomst plaats van 19:00–21:00 gericht op direct omwonenden van locatie Braakmanhaven. We bespreken het project en gaan daarna in gesprek.

Wilt u reageren?
U kunt van vrijdag vrijdag 02 mei tot en met donderdag 12 juni 2025 reageren op het Voornemen en voorstel voor Participatie. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op dan www.rvo.nl/zet.
U kunt op drie manieren reageren.
- • Bij voorkeur digitaal: via www.rvo.nl/zet
- •
Per post:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Zeeland Energy Terminal
Postbus 111
9200 AC Drachten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.
- • Voor het opnemen van mondelinge reactie is er tijdens de inloopbijeenkomst een notulist aanwezig. Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie op het Voornemen en voorstel voor Participatie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). In de concept-NRD staat welke locatie(s) in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De concept-NRD zal naar verwachting Q3/4 2025 ter inzage liggen.
Uw reactie op het voorstel voor Participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken. Ingediende reacties toetsen we inhoudelijk en bundelen we in een Reactienota. Het voornemen voor participatie zal aan de hand van de nieuwe inzichten worden samen gebracht in een Participatieplan en tegelijk met de Reactienota, en de concept-NRD gepubliceerd worden.

Heeft u hulp nodig?
De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Niet iedereen is even handig met computers. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid. Deze informatiepunten vindt u in de bibliotheken. U kunt er makkelijk binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld voor het op de computer bekijken van documenten die bij dit project horen. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over LNG Import | New Energy Import Terminalen alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/zet en https://www.vtti.com/our-business/lng-terminals/zeeland-energy-terminal-zet-netherlands/. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens één van de inloopbijeenkomsten.