PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving ontvangst vergunningaanvragen Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat in het kader van het project Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag door onderstaande bevoegde gezagen diverse vergunningaanvragen zijn ontvangen. De aanvragen hebben betrekking op de volgende activiteiten:
Overzicht ingediende aanvragen:
Bevoegd gezag: | Voor activiteiten op en nabij het tracé (zie kaartje): | Ontvangstdatum / kenmerk: | Type aanvraag:
B en W gemeente Delft | Bouwen van een bouwwerk (pompstation) op een perceel nabij Lagosweg 63 te Delft | 27 oktober 2020 / 202013065 | Artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo
B en W gemeente Delft | Werken of werkzaamheden uitvoeren | Idem | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Delft | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor
B en W gemeente Delft | Aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder d Wabo
B en W gemeente Delft | Vellen of doen vellen van houtopstanden | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo
B en W gemeente Den Haag | Werken of werkzaamheden uitvoeren | 27 oktober 2020 / 202018283 | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Den Haag | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor
B en W gemeente Den Haag | Vellen of doen vellen van houtopstanden | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo
B en W gemeente Midden-Delfland | Werken of werkzaamheden uitvoeren | 27 oktober 2020 / Z-HZ_WABO-2020-0625 | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Midden-Delfland | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor
B en W gemeente Midden-Delfland | Aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder d Wabo
B en W gemeente Midden-Delfland | Vellen of doen vellen van houtopstanden | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo
B en W gemeente Rijswijk | Werken of werkzaamheden uitvoeren | - 1. | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Rijswijk | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor
B en W gemeente Rijswijk | Aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder d Wabo
B en W gemeente Schiedam | Werken of werkzaamheden uitvoeren | 27 oktober 2020 / 20OMGS291 | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Schiedam | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor
B en W gemeente Schiedam | Aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder d Wabo
B en W gemeente Vlaardingen | Werken of werkzaamheden uitvoeren | 27 oktober 2020 / ovxid-6892 | Artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo
B en W gemeente Vlaardingen | Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor aanleg werkstroken en werkwegen | Idem | Artikelen 2.1, lid 1, onder c jo 2.12, lid 1, onder a, onder 2º Wabo en artikel 4, lid 11 van bijlage II van Bor
B en W gemeente Vlaardingen | Aanleggen, beschadigen en veranderen van wegen | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder d Wabo
B en W gemeente Vlaardingen | Vellen of doen vellen van houtopstanden | Idem | Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo
DB Hoogheemraadschap Delfland | Watervergunning waterstaatswerken en bijbehorende zones | 27 oktober 2020 / 2020-024413 | Artikel 3.1 Keur Delfland
DB Hoogheemraadschap Delfland | Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren van water | 27 oktober 2020 / 2020-024415 (Lot A) 2020-024457 (Lot B) 2020-024460 (Lot C) 2020-024458 (Lot D) 2020-024459 (Lot E) | Artikel 3.3 Keur Delfland
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (RET/HTM) | Vergunning voor uitvoeren werkzaamheden op, in, boven, naast of onder lokale spoorwegen | 27 oktober 2020 / 138-2020-RH (RET) 29 oktober 2020 / 2020-0338 Wls (HTM) | Artikel 12 Wet lokaal spoor
GS provincie Zuid-Holland | Vergunning gebruik maken van provinciale infrastructuur (Kruithuisweg – N470) | 27 oktober 2020 / 4254f51420144b43 93a0d07aefc76564 | Artikel 3.19 Omgevings-verordening Zuid-Holland
Omgevingsdienst Haaglanden namens GS provincie Zuid-Holland | Vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) | 9 oktober 2020/ 11266 | Artikel 2.7 Wet natuurbescherming
Rijkswaterstaat | Vergunning gebruik maken van waterstaatswerken (rijkswegen A4 en A20) | 27 oktober 2020 / RWSZ-2020-00016328 | Artikel 2 Wet beheer Rijkswaterstaatswerken
Coördinatieregeling
Omdat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 18 december 2019 hebben besloten dat voor dit project de provinciale coördinatieregeling wordt gevolgd, is op deze aanvragen de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat betekent dat op deze aanvragen nog niet kan worden gereageerd. Op basis van de ingediende aanvragen worden door de bevoegde gezagen eerst ontwerpbesluiten opgesteld. Deze ontwerpbesluiten zullen begin 2021, samen met het ontwerp-inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland, ter inzage worden gelegd. Voorafgaand daaraan zal opnieuw een kennisgeving worden geplaatst, waarin wordt aangegeven hoe en wanneer op de ontwerpbesluiten en het ontwerp-inpassingsplan kan worden gereageerd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
De voorzitter,
J. Smit
De secretaris,
H.M.M. Koek