GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente De Ronde Venen

Project Buitengebied-West
Projectplan 2026
Dit projectplan maakt onderdeel uit van de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2026.
1.

Inleiding
Dit projectplan is onderdeel van de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en richt zich specifiek op de projectmatige aanpak die zal plaatsvinden in ‘Buitengebied-West’. Dit projectplan beschrijft de wijze waarop de gemeente uitvoering zal geven aan dit project en is een vervolg op Uitvoeringsplan toezicht en handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West, welke is vastgesteld op 21 april 2020.
1.1

Aanleiding
Op 21 februari 2019 is door de raad het bestemmingsplan Buitengebied-West vastgesteld. Met de komst van de Omgevingswet is deze overgegaan in het omgevingsplan. Het doel van het omgevingsplan Buitengebied-West was de bestaande legale situatie vast te leggen en ruimte te bieden voor ontwikkeling. Het omgevingsplan Buitengebied-West beoogt verder de openheid en weidsheid van het landschap, een van de belangrijkste kwaliteiten van het buitengebied, te beschermen. Het primaat ligt hierbij bij de landbouw, die de belangrijkste ‘drager’ is van het landschap. Tijdens het in kaart brengen van de situatie zijn verschillende overtredingen geconstateerd van aspecten die niet in overeenstemming zijn met het omgevingsplan, hierover meer in het volgende hoofdstuk.
1.2

Reikwijdte
Figuur 1 laat het geografische gebied zien welke gekenmerkt wordt als Buitengebied-West.
Figuur 1 Geografische weergave Buitengebied-West
2.

Inventarisatie
Tussen mei 2019 en november 2019 heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) namens de gemeente een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar situaties die mogelijk afwijken van de regels van het omgevingsplan Buitengebied-West. Voor het inventariserende onderzoek is gebruik gemaakt van de Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). In totaal zijn 1590 adressen onderzocht.
2.1

Onderzoeksmethode
ODRU heeft bureauonderzoek gedaan en de adressen uit het omgevingsplan vergeleken met verschillende gegevens, zoals:
- -de luchtfoto van 2019 en Cyclomedia;
- -gegevens uit de Kamer van Koophandel;
- -gegevens uit de Basisadministratie Gebouwen (BAG).
Dit heeft een lijst van mogelijke afwijkingen ten opzichte van het omgevingsplan opgeleverd. Het inventarisatieonderzoek geeft een indicatie van het aantal mogelijke afwijkingen ten opzichte van het omgevingsplan.
2.2

Resultaat van het onderzoek
Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn er 229 bedrijven aanwezig in afwijking van het omgevingsplan.
3.

Prioritering binnen het project
In beginsel is dit project gericht op aanwezige bedrijvigheid in afwijking van het omgevingsplan. Daarnaast heeft het inventariserende onderzoek in 2019 ook uitgewezen dat er andere overtredingen in relatie tot het omgevingsplan zijn geconstateerd, zoals illegale bewoning en illegale bebouwing. Vanwege en de omvang van het project en het uitgestrekte gebied wordt er een prioritering aangebracht in de behandeling van dossiers.
3.1

Prioritering in de afwijkingen
Zoals bovenstaand reeds vermeld is het project primair gericht op de aanwezigheid van bedrijvigheid in afwijking van het omgevingsplan. Hierop worden de dossiers geselecteerd en gestart. Wanneer er tijdens de administratieve controle dan wel fysieke controle blijkt dat er en/of sprake is van illegale bewoning en/of illegale bebouwing, dan wordt dit meegenomen in de procedure.
3.2

Prioritering van dossiers
Tijdens de afgelopen uitvoeringsperiode is gebleken dat zich een werkwijze heeft ontwikkeld waarbij meldingen afkomstig van het gemeentebestuur met verhoogde prioriteit worden opgepakt. Deze werkwijze heeft bijgedragen aan een efficiënte afhandeling van bestuurlijke signalen en wordt derhalve gecontinueerd. Nieuwe dossiers worden in behandeling genomen zodra lopende dossiers zijn afgerond.
4.

Uitvoering op hoofdlijnen
Het inventariserende onderzoek heeft inzicht gegeven in de opgave. Het is niet wenselijk om direct met strikt handhaven te beginnen bij elke afwijking van de regels. De insteek is dat burgers en bedrijven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn om de regels na te leven. De juiste aanpak ligt erin om te stimuleren, te informeren (bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot legalisatie) en te ondersteunen waar dat mogelijk is. Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om naleving te bevorderen en de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen. Wanneer naleving uitblijft en overtredingen aanhouden, zal het bevoegd gezag zeker handhavend optreden. Het verloop van dit proces is afgebeeld in bijlage 11.1.
In dit kader zal de betrokken jurist het initiatief nemen om een afspraak in te plannen met de betrokkene. Vervolgens vindt een gezamenlijke locatiebezoek plaats, waarbij de jurist en de toezichthouder samen met de betrokkene een controle uitvoeren. De jurist vervult hierbij een gespreksmatige rol, terwijl de toezichthouder toeziet op de naleving van relevante wet- en regelgeving en eventuele overtredingen vaststelt en gedocumenteerd.
Aansluitend wordt een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd, waarin de betrokkene zoveel mogelijk wordt ondersteund in het verkrijgen van inzicht in de aard van de geconstateerde overtredingen en de mogelijkheden tot aanpassing. Doel hiervan is om op constructieve wijze toe te werken naar een situatie die in overeenstemming is met de geldende regelgeving.
Het beoogde vervolg is dat de situatie op het perceel wordt gelegaliseerd via een omgevingsvergunning, dan wel dat in overleg aanpassingen worden doorgevoerd waardoor handhaving niet noodzakelijk is.
Indien de betrokkene geen bereidheid toont tot het maken van afspraken over aanpassing van de afwijkende situatie, zal worden overgegaan tot handhaving. Juridische handhavingsprocedures worden uitgevoerd conform de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht en binnen de kaders van de geldende Uitvoerings- en Handhavingsstrategie.
5.

Doelstelling
De wens voor dit project is het niet strikt handhaven volgens de wettelijke kaders, maar op preventie en waar kan legalisatie. Dit kan per casus verschillen. Omdat er geen goede ervaringscijfers voor zijn om een stelling in te nemen hoeveel zaken binnen welke termijn afgehandeld kunnen worden wordt er eerst gestart met een ‘nulmeting’. Hierbij gaat gemonitord worden hoeveel dossiers volgens een bepaalde proceslijn worden afgehandeld (bijlage 11.1). De doelstelling is hierdoor als volgt:
Aan het eind van 2026 is onderstaand schema ingevuld en worden deze ervaringscijfers als input gebruikt voor de lange termijn doelstelling en capaciteitsraming.
Aantal dossiers die proces A hebben doorlopen. | Aantal dossiers die zijn overgegaan naar proces C. | Aantal dossiers die zijn overgegaan naar proces D.
| | % t.o.v. A | | % t.o.v. A
Middels dit schema kan uiteindelijk de volgende doelstelling ingevuld worden:
In het jaar [……] voldoen de 229 bedrijven die op basis van de inventarisatie van 2019 afwijken van het omgevingsplan, aan het omgevingsplan Buitengebied-West.
6.

Stakeholders
Stakeholder | Wat? | Middel | Wanneer
College | Planning, rapportages en bijzonderheden (hoofdlijnen) | Informatiebrief | Per kwartaal
Wethouder (Portefeuillehouder) | Voortgang, planning, bijzonderheden op dossierniveau | Overleg | 1x per kwartaal/ ad hoc
Raad | Voortgang met cijfermatige toelichting | Rapportages | 1x per half jaar
Ambtelijke opdrachtgever | Voortgang, planning, bijzonderheden op dossierniveau | Overleg | 1x per 2 maanden/ad hoc
Veiligheidsregio Utrecht | Bespreking brandonveilige situaties | Overleg | Indien aanleiding
Eigenaren (onderscheid wel of geen overtreding) | Correspondentie m.b.t. handhavingsprocedure en uitvoering | Brief, telefoon, Email, gesprek | Gedurende verloop van de procedure
Openbare orde en veiligheid | Bespreking (ondermijnende) criminele situaties | Overleg | Indien aanleiding
Politie | Schrijnende criminele situaties | Overleg | Indien aanleiding
7.

Uitvoeringsaspecten in detail
Ter verduidelijking zijn de verschillende processen met bijbehorende werkzaamheden beschreven in het onderstaande hoofdstuk. Naast de beschreven werkzaamheden binnen de processen zijn er ook stroomdiagrammen van deze processen opgenomen in de bijlagen 11.1, 10.2 en 10.3.
7.1

A. Informele fase
De informele fase betreft een fase waarin contact met de betrokken persoon centraal staat. Een zorgvuldige en succesvolle uitvoering van deze fase is een start voor het verdere verloop in fase B of D. Het proces is opgenomen in bijlage 11.2.
7.1.1

A.1.1 Huidige situatie verkennen
In dit proces voert de jurist samen met een toezichthouder een administratieve controle uit. Hierin wordt het dossier aangevuld met informatie die waardevol kan zijn voor het bezoek op locatie. Het controleren van het perceel middels luchtfoto’s, het verzamelen van relevante gegevens en bescheiden zoals aanwezige vergunning(en). Belangrijk voorwerk wordt ook in deze fase gedaan, zoals het verkennen van legalisatiemogelijkheden. Dit alles om tijdens het volgende proces een compleet pakket aan informatie te hebben waardoor dat proces soepel kan verlopen. Goede registratie hiervan is een belangrijk onderdeel. Dit proces eindigt wanneer alle constateringen volgens de voorgeschreven werkprocessen geregistreerd zijn in het zaaksysteem.
7.1.2

A.2.1 Bezoek uitvoeren
Wanneer een bezoek aan het perceel van de betrokkene is ingepland, zullen de jurist en toezichthouder in aanwezigheid van de betrokkene het perceel inspecteren. De toezichthouder richt zich daarbij voornamelijk op het controleren van eerder gemaakte constateringen, terwijl de jurist het gesprek met de betrokkene voert waarin deze constateringen worden besproken.
Na afronding van de inspectie vindt een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ plaats. In dit gesprek worden de bevindingen en mogelijke oplossingsrichtingen concreet besproken. Hierbij staan preventie en legalisatie centraal.
Indien blijkt dat de betrokkene niet wil meewerken of legalisatie niet mogelijk is, wordt hij geïnformeerd over de handhavingsprocedure. Wanneer legalisatie wel mogelijk is, wordt de betrokkene meegenomen in dit proces en geïnformeerd over de benodigde gegevens en bescheiden om een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een vooroverleg in te dienen.
7.1.3

A.3.1 Rapportage opstellen
Naderhand het uitgevoerde bezoek en gesprek verwerken de toezichthouder en jurist de besproken zaken in een rapportage.
7.1.4

A.4.1 Vervolggesprek
Dit proces wordt niet in alle gevallen uitgevoerd, maar is wel opgenomen in de werkzaamheden om hiermee rekening te houden in het capaciteitsoverzicht. Zoals eerder beschreven ligt binnen dit project de nadruk op het persoonlijke gesprek en het zoeken naar oplossingen. In sommige situaties zijn hiervoor meerdere gesprekken nodig; deze mogelijkheid wordt geboden.
Afhankelijk van de door de jurist en toezichthouder ingeschatte kans van slagen kunnen deze gesprekken meermaals plaatsvinden. Het doel van deze gesprekken is om de betrokkene te informeren en diens vragen te beantwoorden, zodat gezamenlijk kan worden gewerkt aan legalisatie.
7.2

B. Toezichtfase
De toezichtsfase omvat verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens de handhavingsfase.
7.2.1

B.2.1 Fysieke controle bij missen gegevens
In de praktijk kan het altijd voorkomen dat wanneer een handhavingszaak is gestart aanvullende controles nodig zijn. Hiervoor is in de prognose een buffer opgenomen.
7.2.2

B.3.1 Controle na begunstigingstermijn
In het handhavingsbesluit dat door de jurist wordt opgelegd, wordt een begunstigingstermijn opgenomen. Zodra deze termijn is verstreken, voert de toezichthouder opnieuw een controle uit om vast te stellen of is voldaan aan de voorwaarden uit het handhavingsbesluit.
7.2.3

B.4.1 Controle bestaande situatie bij rechtsbescherming
Tijdens bezwaar, beroep en hoger beroep kan het voorkomen dat de toezichthouder de actuele situatie in beeld moet brengen.
7.3

C. Handhavingsfase
De handhavingsfase staat in het teken van de juridische stappen die ondernomen worden om de percelen te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Deze fase bevat verschillende processen, deze zijn afgebeeld in bijlage 11.3.
7.3.1

C.1.1 Voornemen handhavingsbesluit
Indien er niet gelegaliseerd kan worden en/of de betrokkene niet eigenhandig wil voldoen aan wet- en regelgeving, wordt een juridische handhavingsprocedure opgestart. Een handhavingsjurist stelt een voornemen tot handhavingsbesluit op.
7.3.2

C.1.2 Zienswijze
Nadat een voornemen tot handhavingsbesluit is opgesteld, krijgt de overtreder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De overtreder heeft zelf de keuze om dit mondeling en/of schriftelijk te doen. In een zienswijze licht een overtreder zijn of haar standpunt toe en kan eventueel aanvullende informatie of argumenten aanleveren. De zienswijzetermijn bedraagt drie weken.
7.3.3

C.1.3 Handhavingsbesluit
Het handhavingsbesluit is een formeel besluit waarin wordt vastgesteld dat sprake is van een overtreding van wet- en regelgeving. De informatie uit de zienswijze wordt meegenomen in het handhavingsbesluit.
In het besluit worden voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om weer in overeenstemming te zijn met deze wet- en regelgeving en binnen welk termijn dit gedaan moet worden. Daarnaast wordt een dwangsom bepaalt. De richtlijnen dwangsombedragen en termijnen (onderdeel U&H Strategie) is van toepassing.
7.3.4

C.2.1 Bezwaar
Na het opleggen van een handhavingsbesluit heeft de overtreder de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit is een formele procedure waarbij de betrokkene het besluit kan aanvechten als hij of zij het er niet mee eens is. Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van het besluit worden ingediend. Een onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente geeft advies aan het college. Tijdens de bezwaarprocedure wordt het besluit heroverwogen en beoordeeld of het handhavingsbesluit in stand kan blijven.
7.3.5

C.2.2 Beroep
Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de overtreder in beroep gaan bij de rechtbank. Dit is een formele juridische procedure waarbij een onafhankelijke rechter het besluit van de gemeente toetst. Het beroep moet binnen zes weken na de beslissing op bezwaar worden ingediend.
7.3.6

C.2.3 Hoger beroep
Als een betrokkene het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, kan hij of zij in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is de hoogste bestuursrechter in Nederland. Het hoger beroep moet binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank worden ingediend.
7.3.7

C.3.4 Invorderingsbeschikking
Wanneer een opgelegde last onder dwangsom niet binnen de gestelde begunstigingstermijn wordt nageleefd, kan de gemeente overgaan tot het innen van de dwangsom. Dit gebeurt via een invorderingsbeschikking.
7.3.8

C.3.2 Zienswijze invordering
Voordat er wordt overgegaan tot het invorderen van een verbeurde dwangsom, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit is een formele reactie waarin de betrokkene kan aangeven waarom de dwangsom volgens hem of haar niet (volledig) verbeurd kan worden, of waarom invordering onterecht zou zijn.
7.3.9

C.3.3 Aanmaning
Wanneer een invorderingsbeschikking is vastgesteld en de verbeurde dwangsom niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, wordt een aanmaning gestuurd. Dit is een formele betalingsherinnering waarin de overtreder wordt verzocht om het openstaande bedrag alsnog binnen een korte termijn te voldoen. Dit wordt gedaan vanuit de financiële administratie van de gemeente.
7.3.10

C.3.4 Dwangbevel
Wanneer een verbeurde dwangsom na aanmaning nog steeds niet wordt betaald, wordt er overgaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel. Dit is een formeel document waarmee de openstaande vordering zonder tussenkomst van de rechter geïnd kan worden.
7.3.11

C.4.1 Bezwaar bij invordering
Tegen de invorderingsbeschikking kan bezwaar worden ingediend.
7.3.12

C.4.2 Beroep bij invordering
Tegen het besluit op bezwaar kan beroep worden ingediend.
7.3.13

C.4.3 Hoger beroep bij invordering
Tegen het besluit op beroep kan hoger beroep worden ingediend.
7.4

D Vergunningsfase
De vergunningsfase is de fase die de meeste voorkeur heeft binnen dit project. Deze fase vergt de minste tijdsinspanning en is de meest gewenste oplossing voor de betrokkene. Wanneer er een vergunning verleend kan worden dan wordt de situatie gelegaliseerd en mag de betrokkene de activiteiten blijven uitvoeren die voorheen als illegaal gekenmerkt konden worden.
7.4.1

D.1.1 Vooroverleg
In het vooroverleg wordt de haalbaarheid van de plannen getoetst.
7.4.2

D.2.1 Aanvraag vergunning
In deze fase wordt de vergunningsaanvraag in behandeling genomen. Zodra deze is afgerond en de vergunning is verleend, is er geen sprake meer van een illegale situatie.
7.4.3

D.3.1 Controle vergunning
Na verlening van de vergunning wordt, conform de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie, vergunninggebonden toezicht uitgevoerd. Dit toezicht wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Utrecht.
8.

Capaciteitsraming
De uitvoeringsaspecten uit hoofdstuk 7 zijn gebruikt om een capaciteitsraming te maken.
Voor de capaciteitsraming van bovenstaande fasen is rekening gehouden met de verschillende uitvoerende medewerkers. Een overzicht van de totale raming is te vinden in bijlage 11.4. Aangezien de benodigde capaciteit pas aan het einde van 2026 inzichtelijk gemaakt kan worden is deze op dit moment nog niet ingevuld.
De benodigde capaciteit wordt jaarlijks opgenomen in het Uitvoeringsprogramma, welke een uitwerking is van de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie.
9.

Monitoring
Monitoring vormt een essentieel instrument om de voortgang van dit projectplan systematisch te volgen en de geformuleerde prognoses te toetsen aan de feitelijke ontwikkelingen. Hiermee blijft het plan te allen tijde specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART).
De monitoring richt zich op de in dit plan beschreven werkzaamheden, processen, planning, capaciteitsraming en doelstellingen. Door deze elementen periodiek te evalueren, wordt tijdig inzicht verkregen in eventuele afwijkingen en kan waar nodig worden bijgestuurd.
De monitoring vindt plaats binnen dezelfde cyclus (jaarlijks) als de reguliere monitoring van de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Voor dit project is een specifieke monitoringstool ontwikkeld, welke is opgenomen in bijlage 11.5.
10.

Slotbepalingen
10.1

Bekendmaking
Dit projectplan wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
10.2

Citeertitel
Dit projectplan kan worden aangehaald als Projectplan Buitengebied-West 2026.
10.3

Ondertekening
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, in de vergadering van 16 december 2025.
De burgemeester,
Rosan Kocken
De secretaris,
Marco Vonk
11.

Bijlagen
11.1
Proces Uitvoering op hoofdlijnen
11.2
Proces Informele fase
11.3
Proces(sen) Handhavingsfase
11.4
Capaciteitsraming
A. Informele fase | Proces | # | Werkzaamheden | Uitvoerder | Aantal | Stuks | Uren p/s | Totaal
A.1 | Selecteren dossier | A.1.1 | Huidige situatie verkennen | Jurist | | 1 | 6 | 0
Toezichthouder | | 1 | 6 | 0
A.2 | Bezoek uitvoeren | A.2.1 | Overtredingen op perceel verkennen | Jurist | | 1 | 5 | 0
Toezichthouder | | 1 | 5 | 0
A.3 | Rapportage opstellen | A.3.1 | controlerapportage opstellen | Toezichthouder | | 1 | 3 | 0
Jurist | | 1 | 3 | 0
A.4 | Vervolggesprek | A.4.1 | Herhaald gesprek met gespreksverslag | Jurist | | 3 | 4 | 0
Toezichthouder | | 3 | 4 | 0
Sub Totaal | | | | | | | 36 | 0
B. Toezichtsfase | Proces | # | Werkzaamheden | Uitvoerder | Aantal | Stuks | Uren p/s | Totaal
| Hercontrole | B.1.1 | Fysieke controle bij missen gegevens | Toezichthouder | | 4 | 5 | 0
| Jurist | | 2 | 1 | 0
| Dwangsomcontrole | B.2.1 | Controle na begunstigingstermijn | Toezichthouder | | 4 | 2 | 0
| Jurist | | 2 | 0,5 | 0
| Controle tijdens bezwaar/beroep/hoger beroep | B.3.1 | Controle bestaande situatie bij rechtsbescherming | Toezichthouder | | 12 | 3 | 0
| Jurist | | 6 | 0,5 | 0
Sub Totaal | | | | | | | 12 | 0
C. Handhavingsfase | Proces | # | Werkzaamheden | Uitvoerder | Aantal | Stuks | Uren p/s | Totaal
| Handhaving | C.1.1 | Voornemen handhavingsbesluit | Jurist | | 1 | 15 | 0
| C.1.2 | Zienswijze | Jurist | | 1 | 6 | 0
| C.1.3 | Handhavingsbesluit | Jurist | | 1 | 20 | 0
| Rechtsbescherming | C.2.1 | Bezwaar | Jurist | | 1 | 30 | 0
| C.2.2 | Beroep | Jurist | | 1 | 30 | 0
| C.2.3 | Hoger beroep | Jurist | | 1 | 30 | 0
| Invordering | C.3.1 | Invorderingsbeschikking | Jurist | | 1 | 15 | 0
| C.3.2 | Zienswijze invordering | Jurist | | 1 | 6 | 0
| C.3.3 | Aanmaning | Financiële adm. | | 1 | 5 | 0
| C.3.4 | Dwangbevel | Financiële adm. | | 1 | 5 | 0
| Rechtsbescherming bij invordering | C.4.1 | Bezwaar bij invordering | Jurist | | 1 | 6 | 0
| C.4.2 | Beroep bij invordering | Jurist | | 1 | 6 | 0
| C.4.3 | Hoger beroep bij invordering | Jurist | | 1 | 6 | 0
Sub Totaal | | | | | | | 180 | 0
D. Vergunningsfase | Proces | # | Werkzaamheden | Uitvoerder | Aantal | Stuks | Uren p/s | Totaal
| Vooroverleg | D.1.1 | Voeren van vooroverleg | Casemanager | | | 10 | 0
| Aanvraag beschikking | D.2.1 | Aanvraag vergunning | Casemanager | | | 18 | 0
| Vergunninggebonden toezicht | D.3.1 | Controle vergunning | ODU | | | 15 | 0
Sub Totaal | | | | | | | 43 | 0
F. Gecombineerde fase | Proces | | | | Aantal | Stuks | Uren p/s | Totaal
| A. B. C. D. | | | | | 1 | 271 | 0
| A. B. C. | | | | | 1 | 228 | 0
| A. D. | | | | | 1 | 79 | 0
Sub Totaal | | | | | | | |
H. Gecategoriseerd per uitvoerder | | | | | | | Totaal
| Jurist | | | | | | | 0
| Toezichthouder | | | | | | | 0
| Casemanager | | | | | | | 0
| ODU | | | | | | | 0
| Financiële adm. | | | | | | | 0
11.5
Monitoringstool
Monitoring Buitengebied-West | Dossier 1 | Dossier 2 | Dossier 3 | Enzovoort
# | Werkzaamheden | *startdatum | *startdatum | *startdatum |
A.1.1 | Huidige situatie verkennen | | | |
A.2.1 | Overtredingen op perceel verkennen | | | |
A.3.1 | controlerapportage opstellen | | | |
A.4.1 | Herhaald gesprek met gespreksverslag | | | |
B.1.1 | Fysieke controle bij missen gegevens | | | |
B.2.1 | Controle na begunstigingstermijn | | | |
B.3.1 | Controle bestaande situatie | | | |
C.1.1 | Voornemen handhavingsbesluit | | | |
C.1.2 | Zienswijze | | | |
C.1.3 | Handhavingsbesluit | | | |
C.2.1 | Bezwaar | | | |
C.2.2 | Beroep | | | |
C.2.3 | Hoger beroep | | | |
C.3.1 | Invorderingsbeschikking | | | |
C.3.2 | Zienswijze invordering | | | |
C.3.3 | Aanmaning | | | |
C.3.4 | Dwangbevel | | | |
C.4.1 | Bezwaar bij invordering | | | |
C.4.2 | Beroep bij invordering | | | |
C.4.3 | Hoger beroep bij invordering | | | |
D.1.1 | Voeren van vooroverleg | | | |
D.2.1 | Aanvraag vergunning | | | |
D.3.1 | Controle vergunning | | | |