GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Breda

Tijdelijke verkeersmaatregelen reconstructie Allerheiligenweg en Marialaan te Breda.
Z2023-005962 d.d. 30 november 2023
Burgemeester en wethouders van Breda
Gelet op:
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.
Overwegende:
Dat op grond van het bepaalde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het in artikel 34 van het BABW bedoelde tijdelijk plaatsen van verkeerstekens en het uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen, indien de omstandigheden die tot tijdelijke plaatsing of tijdelijke maatregelen leiden van langere duur zijn dan 4 maanden.
Uit het oogpunt van:
• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen
• Het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
Is het gewenst om
In verband met de werkzaamheden voor de reconstructie van het kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan in verschillende fasen tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen op de Allerheiligenweg en Marialaan. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase B’, ‘Gemeente Breda Breda Marialaan fase 1 en 2’ en ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenweg fase 3 en 4’.
Motivering
Op het kruispunt Allerheiligenweg- Marialaan wordt momenteel de verkeerssituatie met verkeerslichten vervangen. In plaats daarvan heeft de gemeente besloten een rotonde aan te leggen, waarbij fietsers en gemotoriseerd verkeer gescheiden zullen worden. Het verkeersbesluit ‘Gewijzigde verkeerssituatie Allerheiligenweg- Marialaan- Keermanslaan te Breda na reconstructie’ (Z2023-001882) is hiervoor genomen. Deze reconstructie omvat niet alleen de aanleg van de rotonde, maar ook aanpassingen aan aangrenzende wegvakken en noodzakelijk onderhoud. Het uitgebreide werk wordt uitgevoerd in diverse fases om zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken. Afhankelijk van de fase zullen wegvakken volledig of in één richting worden afgesloten, waarbij gemotoriseerd verkeer omgeleid wordt via aangegeven routes. Voor fietsverkeer worden lokale omleidingen langs het werk ingesteld. De bijgevoegde tekeningen geven de verkeersmaatregelen per fase weer. Per fase worden tijdelijke verkeerstekens en fysieke maatregelen geplaatst. Daarmee conflicterende verkeerstekens worden tijdelijk buiten gebruik gesteld.
Fasering
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgende vier fasen:
Fase 1: Marialaan t.h.v. Assumburgstraat tot Crispijnhof/Lucasstraat (planning: week 44 t/m week 51 2023), tekening: ‘Gemeente Breda Breda Marialaan fase 1.
Fase 2: Marialaan t.h.v. Crispijnhof/ Lucasstraat t/m Barbaralaan/ Petrusstraat (planning: week 2 t/m week 10 2024), tekening: ‘Gemeente Breda Breda Marialaan fase 2’.
Fase 3: Allerheiligenweg Oostelijke rijbaan (planning: week 10 t/m week 20 2024), tekening: ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan fase 3’.
Fase 4: Allerheiligenweg Westelijke rijbaan (planning: week 18 t/m week 26 2024), tekening: ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan fase 4’.
Fase B: Fietspaden Allerheiligenweg (planning: week 10 t/m week 26 2024), tekening: ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase B’.
Verkeersmaatregelen
In elke fase wordt het werkvak afgesloten met rood-witte afzethekken, waarbij geslotenverklaringen voor wegverkeer (bord C01) en in sommige gevallen voor fietsers (bord C14) worden ingesteld. Verkeer wordt omgeleid via aangegeven omleidingsroutes. Binnen het werkgebied blijven de woningen toegankelijk via voet- en fietspaden, behalve in de Marialaan. Voor de bedrijven wordt op maat overlegd om hun bereikbaarheid te waarborgen. Gemotoriseerd verkeer moet een beperkte afstand omrijden via de voorgeschreven omleidingsroutes. De buslijn die normaal over het kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan rijdt, zal gedeeltelijk worden omgeleid, waardoor de haltes op de Marialaan en Allerheiligenweg vervallen. Tijdelijke haltes zullen worden ingesteld op de Mathenessestraat om de wijk van openbaar vervoer te blijven voorzien. Het verkeersbesluit ‘Tijdelijke verplaatsing van bushaltes van Allerheiligenweg en Marialaan naar Mathenessestraat te Breda’ met zaaknummer Z2023-005963 is hiervoor vastgesteld. In fase 1 en 2 worden aan het begin en eind van de fase en rondom het werkgebied parkeerverboden ingesteld (bord E04 met de tekst “Parkeren verboden DD-MM hh:hh t/m DD-MM hh:hh”). Tijdelijk parkeren zal elders in de omgeving mogelijk zijn.
Binnen en rondom de werkgebieden worden de borden A01-30, maximumsnelheid 30 km/h, geplaatst om de veiligheid van weggebruikers en werknemers te waarborgen vanwege de aanwezigheid van werkzaamheden, mogelijke obstakels en veranderde verkeerssituaties.
Deze tijdelijke verkeersmaatregelen zijn ontworpen om alle bestemmingen in het gebied zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden.
Belangenafweging
De tijdelijke verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit zijn bedoeld om de werkzaamheden op het kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan veilig uit te voeren, terwijl tegelijkertijd gestreefd wordt naar het behouden van de bereikbaarheid van woningen en bedrijven. Deze maatregelen dragen bij aan het behoud van de bruikbaarheid van de weg en verbeteren de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en passagiers. Hoewel er wordt getracht de overlast tot een minimum te beperken door de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden, brengen tijdelijke wegafsluitingen en omleidingen altijd enige hinder met zich mee. Het omrijden via de aangegeven omleidingsroutes kan resulteren in een beperkte extra rijafstand en – tijd, maar deze zijn minimaal. De bewoners zijn geïnformeerd via een Breda Bericht en kunnen de voortang volgen in de ‘Pylon’ app. Er wordt verwacht dat de belangen die gediend worden met dit verkeersbesluit zwaarder wegen dan de tijdelijke hinder voor weggebruikers. Er worden geen onevenredige nadelige gevolgen verwacht in verhouding tot de algemene belangen die dit besluit dienen. Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland-West-Brabant.
Besluiten
- I.
In verband met de werkzaamheden voor de reconstructie van het kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan gefaseerd tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen op de Allerheiligenweg en Marialaan en in verband hiermee de volgende fysieke maatregelen en verkeerstekens te plaatsen en verwijderen:
Fase
1
;
Marialaan t.h.v. Assumburgstraat tot Crispijnhof/
Lucasstraat
(planning: week 44 t/m week 51 2023)
- 1.
Het wegvak waar wordt gewerkt fysiek af te sluiten met rood-witte afzethekken.
- 2.
Daarbij het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende locaties te plaatsen:
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising met de Lucasstraat en Crispijnhof;
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising Allerheiligenweg, met onderbord OB401-250m;
- •Op de Brigidastraat, ter hoogte van huisnummer 10;
- •Op de Brigidastraat, ter hoogte van de kruising met Damiaanstraat, met onderbord OB401-70m;
- •Op de Damiaanstraat, ter hoogte van de kruising met de Barbaralaan, met onderbord OB401-250m;
- •Op de Overakkerstraat, ter hoogte van huisnummer 212, met onderbord OB401-200m;
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising met Lorentzstraat;
- •Op de Lorentzstraat, ter hoogte van de kruising met de Lucasstraat, met onderbord OB401-50m;
- •Nabij Overakkerstraat 160/G02;
- •Op de Overakkerstraat, ter hoogte van de kruising met Madame Curieplein, met onderbord OB401-100m
- •Op de Overakkerstraat, ter hoogte van de kruising met de Vrederustlaan, met onderbord OB401-300m;
- •Op de Overakkerstraat, bij het Mariaplein;
- •Op de Zwijnsbergenstraat, ter hoogte van huisnummer 5.
- 3.
Het bord C14, gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor, te plaatsen met rood-witte afzethekken:
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising met de Lucasstraat en Crispijnhof;
- •Op de Zwijnsbergenstraat, ter hoogte van huisnummer 5.
- 4.
Het bord C16, gesloten voor voetgangers, te plaatsen tegenover Brigidastraat 16.
- 5.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Gemeente Breda Breda Marialaan Fase 1’.
Fase 2;
Marialaan t.h.v. Crispijnhof/ Lucasstraat t/m Barbaralaan/ Petrusstraat (planning: week 2 t/m week 10 2024)
- 1.
Het wegvak waar wordt gewerkt fysiek af te sluiten met rood-witte afzethekken.
- 2.
Daarbij het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende locaties te plaatsen:
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising met de Allerheiligenweg;
- •Op de Petrusstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Barbaralaan, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Andreasstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Gertrudisstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Jacobusstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Jorisstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Lucasstraat, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Crispijnhof, ter hoogte van de kruising met de Marialaan;
- •Op de Marialaan, ter hoogte van huisnummer 41.
- 3.
Het bord C14, gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor, te plaatsen met rood-witte afzethekken:
- •Op de Marialaan, ter hoogte van de kruising met de Allerheiligenweg;
- •Op de Marialaan, nabij huisnummer 33-35C.
- 4.
Bij de gedeeltelijke rijbaanafzetting in de Allerheiligenweg, het bord D02-LO, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, te plaatsen.
- 5.
Op het wegvak van de werkzaamheden parkeerverboden in te stellen en in verband hiermee het bord E04, parkeergelegenheid, met daaronder de tekst “Parkeren verboden DD.MM. hh:hh t/m DD.MM. hh:hh” te plaatsen;
- 6.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Gemeente Breda Breda Marialaan fase 2’.
Fase 3;
Allerheiligenweg
Oostelijke rijbaan (planning: week 10 t/m week 20 2024)
- 1.
Het wegvak waar wordt gewerkt fysiek af te sluiten met rood-witte afzethekken.
- 2.
Daarbij het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende locaties te plaatsen:
- •Op de Allerheiligenweg, ter hoogte van de kruising met de Bavelselaan;
- •Midden op het kruispunt Allerheiligenweg-Marialaan;
- •Op de Keermanslaan, ter hoogte van de kruising met de Allerheiligenweg;
- •Op de Keermanslaan, met onderbord OB52 ‘uitgezonderd fietsers’.
- •Op de Keermanslaan, ter hoogte van de kruising met de Kerkhofweg, met onderbord OB401-60m;
- •Op de Marialaan, nabij huisnummer 6-8c.
- 3.
Het bord C14, gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor, te plaatsen met rood-witte afzethekken:
- •Op de Allerheiligenweg, ter hoogte van de kruising met de Bavelselaan;
- •Op de Marialaan, nabij huisnummer 5-7C.
- 4.
De ene helft van de Allerheiligenweg (oostzijde) wordt afgesloten voor verkeer, waardoor voertuigen nu de zijde moeten gebruiken waar normaal gesproken auto’s uitrijden. Hiervoor wordt het bord C03, eenrichtingsweg, geplaatst. Om verkeer van de andere richting te blokkeren, wordt bij de kruising van de Allerheiligenweg met het Valkeniersplein het bord C02, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, geplaatst. Ook wordt het bord D02-RO, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, nabij Allerheiligenweg 22A-24C geplaatst. Tegenover de uitrit op de Allerheiligenweg 114 komt het bord D04, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, te staan. Eveneens tegenover de inrit op de Allerheiligenweg 100 wordt het bord D05-L, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, geplaatst.
- 5.
Fietsers mogen echter nog steeds in beide richtingen rijden. Hiervoor wordt het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB505 geplaatst langs de Bavelselaan 97, tweemaal op de Allerheiligenweg bij de kruising met de Keermanslaan, en op de Allerheiligenweg ter hoogte van de kruising met het Valkeniersplein.
- 6.
Het bord D02-RO, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, wordt nabij Valkenierslaan 40-42 geplaatst.
- 7.
Het bord D03, bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan, wordt nabij Fatimastraat 186-186B geplaatst.
- 8.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase 3’.
Fase 4:
Allerheiligenweg Westelijke rijbaan (planning: week 18 t/m week 26 2024
)
- 1.
Het wegvak waar wordt gewerkt fysiek af te sluiten met rood-witte afzethekken.
- 2.
Daarbij het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende locaties te plaatsen:
- •Langs de Keermanslaan 73;
- •Op de Keermanslaan ter hoogte van de kruising met Kerkhofweg;
- •Op de Marialaan, ter hoogte van huisnummer 6-8C;
- •Op de Allerheiligenweg, nabij huisnummer 49 BIS.
- 3.
In fase 4 wordt er gewerkt aan de andere helft van de Allerheiligenweg dan in fase 3, namelijk de westzijde. Op dit deel van de weg is alleen inrijdend verkeer toegestaan en uitrijden is niet mogelijk. Daarom wordt het bord C02, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, geplaatst op de Allerheiligenweg bij de kruising met het Valkeniersplein, waardoor verkeer niet langer hier kan inrijden. Om bewoners in staat te stellen hun woning te bereiken, worden betonnen wegen aangelegd. Hierbij wordt het bord C02, eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, geplaatst ter hoogte van Allerheiligenweg 114, zodat bewoners niet via die kant hun woning kunnen verlaten. Op de middengeleider worden twee keer het bord C03, eenrichtingsweg, geplaatst. Tevens wordt het bord D04, gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven, geplaatst ter hoogte van huisnummer 63 op de Allerheiligenweg.
- 4.
Fietsers mogen echter nog steeds in beide richtingen rijden. Hiervoor wordt het bord G11, verplicht fietspad, met onderbord OB505 geplaatst op de Allerheiligenweg ter hoogte van de kruising met de Bavelselaan, Op de Allerheiligenweg ter hoogte van de kruising met de Marialaan en op de Allerheiligenweg tegenover huisnummer 18-20C.
- 5.
Het bord C14, gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor, te plaatsen met rood-witte afzethekken op de Allerheiligenweg bij de kruising met het Valkeniersplein.
- 6.
Het bord D02-RO, gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, wordt nabij Valkenierslaan 40-42 geplaatst.
- 7.
Het bord D03, bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan, wordt nabij Fatimastraat 186-186B geplaatst.
- 8.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase 4’.
Fase B;
Fietspaden Allerheiligenweg (planning: week 10 t/m week 26 2024)
- 1.
Het wegvak waar wordt gewerkt fysiek af te sluiten met rood-witte afzethekken.
- 2.
Daarbij het bord C01, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, op de volgende locaties te plaatsen:
  - •Op de Allerheiligenweg, ter hoogte van de kruising met de Valentijnlaan;
  - •Op de Valentijnlaan, ter hoogte van de kruising met de Hubertuslaan.
- 3.
Het bord C14, gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor, te plaatsen met rood-witte afzethekken:
- •Aan het begin van de Allerheiligenweg bij de rotonde met de Ulvenhoutselaan;
- •Op de Allerheiligenweg, ter hoogte van de kruising met de Bavelselaan.
- 4.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase B’.
- II.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgegaan van de bovengenoemde fasering en planning. Indien zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor van deze planning moet worden afgeweken, dan worden alle betrokkenen hierover tijdig en zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
- III.
Na afloop van een fase, worden de ten behoeve van de betreffende fase geplaatste verkeersborden en verkeersmaatregelen, voorzover op dat moment overbodig en niet noodzakelijk ten behoeve van de volgende fase, verwijderd en worden de verkeersborden welke ten behoeve van de betreffende fase zijn verwijderd weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke situatie;
- IV.
De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 30 november 2023.
Breda, 30 november 2023.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Breda,
namens dezen,
J.C. van Westenbrugge,
Hoofd afdeling Veiligheid en Leefomgeving
Ter inzage
Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen via telefoonnummer 14 076.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
a. naam en adres;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is: Verkeersbesluit ‘Tijdelijke verkeersmaatregelen reconstructie Allerheiligenweg en Marialaan te Breda’;
d. de gronden van het bezwaar.
U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.
Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit
Tekeningen ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenlaan Fase B’, ‘Gemeente Breda Breda Marialaan fase 1 en 2’ en ‘Gemeente Breda Breda Allerheiligenweg fase 3 en 4’.